کد خبر: ۳۲۴۷۷

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۴۰۴ - ۲۲:۴۷

پیشرفت ۷۶ درصدی پروژه پل سریز در محور یاسوج – سمیرم

معاون ساخت و توسعه راه‌های اداره‌کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد از پیشرفت ۷۶ درصدی پروژه پل سریز در محور یاسوج – سمیرم خبر داد.

به گزارش عصر دنا؛ نادر شجاعی، معاون ساخت و توسعه راه‌های اداره‌کل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد از پیشرفت ۷۶ درصدی پروژه پل سریز در محور یاسوج – سمیرم خبر داد و گفت: این پروژه با هدف تسهیل تردد در یکی از محورهای اصلی ارتباطی استان و افزایش ایمنی مسیر، با جدیت در حال اجراست.

شجاعی با اشاره به وضعیت اعتباری پروژه اظهار کرد: مبلغ قرارداد پروژه بالغ بر ۷۳۶ میلیارد ریال است و مدت پیمان با تمدید تا پایان اسفند ۱۴۰۴ ادامه دارد. تاکنون صورت‌وضعیت شماره ۶ به مبلغ ۵۶ میلیارد تومان به همراه تعدیل مربوط به آن به ارزش ۴۴ میلیارد تومان در ذیحسابی ثبت شده است.

این مسئول همچنین تصریح کرد: برآورد می‌شود برای تکمیل این پروژه تا زمان مقرر، حدود ۱۷۰ میلیارد تومان اعتبار جدید مورد نیاز باشد.

شجاعی با تأکید بر پیشرفت فیزیکی قابل قبول پروژه اظهار کرد: عملیات حفاری تمام ۵۴ شمع مطابق با نقشه‌های اجرایی به پایان رسیده، فونداسیون کلیه پایه‌ها و کوله‌ها به جز پایه P2_2 اجرا شده و ستون‌های ۹ پایه از مجموع ۱۲ پایه مورد نیاز نیز احداث شده‌اند. همچنین، از ۳۵ شاهتیر مورد نیاز، تاکنون ۲۱ عدد ساخته شده است.

معاون ساخت و توسعه راه‌ها با اشاره به حجم عملیات انجام‌شده تاکنون گفت: در این پروژه تاکنون حدود ۵۰۰ تن میلگرد، ۳۱۰۰ متر مکعب بتن و ۵۰ هزار متر مکعب عملیات خاکی انجام شده است.

شجاعی عنوان کرد: عملیات اجرایی پل سریز با وجود پیچیدگی‌های فنی و شرایط سخت طبیعی، به‌ویژه در بستر رودخانه، با جدیت در حال انجام است و تاکنون بخش عمده‌ای از مراحل سازه‌ای شامل حفاری شمع‌ها، اجرای فونداسیون‌ها، بدنه کوله‌ها، ساخت ستون‌ها و شاهتیرها تکمیل شده است.

وی با اشاره به مشخصات فنی پروژه افزود: طول پل ۱۵۴ متر و عرض آن ۱۲.۲۰ متر  است و مجموع طول پروژه، شامل مسیرهای قبل و بعد از پل، به ۸۰۰ متر می‌رسد.

شجاعی در ادامه به وضعیت فعلی کارگاه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر عملیات آماده‌سازی و انحراف مسیر آب رودخانه برای اجرای فونداسیون پایه P2_2 به دلیل دبی بالای روان‌آب و شرایط طبیعی بستر رودخانه، به‌سختی در حال انجام است. در این مرحله، دو دستگاه بیل مکانیکی به صورت مداوم فعال هستند و سه جبهه کاری شامل اجرای دراواسیون، احداث کانال هدایت نشتی آب و نصب پمپ‌های تخلیه در حال فعالیت می‌باشند.

وی درباره برنامه زمان‌بندی پروژه عنوان کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود تمامی عملیات اجرایی تا مرحله اجرای سرستون‌ها تا پایان آذرماه ۱۴۰۴ به اتمام برسد. عملیات باقی‌مانده شامل فونداسیون و اجرای پایه و سرستون پایه P2_2 و ساخت و نصب ۱۴ شاهتیر باقیمانده است.

شجاعی در پایان ضمن ابراز رضایت از روند اجرای پروژه گفت:با تلاش‌های مستمر تیم اجرایی، پروژه پل سریز طبق برنامه زمان‌بندی شده در سال جاری پیش می‌رود و انتظار می‌رود با تخصیص به‌موقع منابع، در زمان مقرر تکمیل و به بهره‌برداری برسد.