کد خبر: ۱۹۲۱۵

تاریخ: ۱۹ دی ۱۴۰۱ - ۱۳:۲۴

دلیل کندی روند اجرای طرح ملی مسکن دهدشت چیست؟

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد عامل کندی ساخت طرح ملی مسکن دهدشت را همکاری نکردن دستگاه‌های خدمات رسان اعلام کرد.

محمد راستا در نشست شورای طرح ملی مسکن دهدشت افزود: اگر دو مشکل تامین آب و برق رفع می‌شد این طرح هم اکنون بالای ۵۰ درصد پیشرفت کاری داشت.

مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: در مرحله اول طرح ملی مسکن شهر دهدشت ۴۸ واحد مسکونی آماده بهره‌ برداری است، اما مالکان آن‌ها به علت نبود آب و برق نمی‌توانند در این واحد‌ها سکونت کنند.

عیسی شهامت مدیرکل فنی استانداری نیز در این جلسه گفت: مدیران کل متولی به جای اینکه در این جلسه حضور داشته باشند نماینده می‌فرستند و جوابگوی مصوبات جلسه نیستند.

انصاری نماینده شرکت برق کهگیلویه وبویراحمد در این جلسه در خصوص علت تامین نشدن برق طرح ملی مسکن شهر دهدشت گفت: این طرح برق رسانی تاکنون دوبار به مناقصه رفته و پیمانکاران به دلیل نبود اعتبار برای اجرای این طرح ، از شرکت در مناقصه آن خودداری می‌کنند.

در این جلسه طی تماس تلفنی ، شرکت برق استان قول مساعد داد تا یک ماه آینده مشکل برق طرح ملی مسکن شهر دهدشت تعیین تکلیف شود.