کد خبر: ۱۹۱۰۷

تاریخ: ۱۳ دی ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۲

پس از ۱۲ سال؛

چهارخطه شدن جاده یاسوج- اصفهان رویایی برای رهگذران

چهارخطه کردن کمربندی یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد معروف به جاده مرگ سال ۹۱ آغاز شده ولی هنوز به سرانجام نرسیده است.

کمربندی مرکز این استان معروف به جاده مرگ که به اصفهان منتهی می‌شود، سال‌های سال است که به قتلگاهی برای مسافران تبدیل شده و طرح چهار خطه کردن این محور که بیش از ۱۲ سال به طول انجامیده همواره سوژه رسانه‌ها و دغدغه متولیان امر بوده است.
اگر در هر سال یک کیلومتر از این طرح انجام می‌شد تاکنون طرح تعیین تکلیف شده بود.
کمربندی یاسوج طبق آمار‌های داده شده پلیس راه یکی از پرخطرترین و همچنین پرتصادف‌ترین محور استان کهگیلویه و بویراحمد بوده است.
طرح چهارخطه کردن کمربندی یاسوج از سال ۱۳۹۱ با انعقاد قرارداد با شرکت پیمانکاری آغاز شده البته دو سال قبل از آن نیز طرح‌های مطالعاتی برای اجرای این طرح انجام شده بود.
طول این طرح ۱۴ کیلومتر بوده و قرارداد اجرای ۱۲ کیلومتر آن در تیرماه ۱۴۰۰ با شرکتی دیگر به ارزش ۷۰۰ میلیارد ریال و به مدت ۲۴ ماه منعقد شده است.
گفتنی است پیمانکار پس از انعقاد قرارداد شروع به عملیات اجرایی کرده و در پی همکاری نکردن دستگاه‌هایی از جمله منابع طبیعی، محیط زیست، آب منطقه‌ای، برق و شرکت گاز برای رفع معارض و جابجایی پایه‌های برق، شبکه آب آشامیدنی روستایی، گاز این طرح تعطیل شد.
موضوع با هماهنگی و بازدید معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری و برگزاری جلسات مکرر به نتیجه‌ای نرسید و اداره کل راه و شهرسازی برای پیشرفت طرح و رفع معارضات و بار مالی زیاد ناشی از تعطیلی طرح به دلیل مسائل خارج از تعهدات پیمانکار، با اعتبارات خود، بخش زیادی از وظایف ذاتی دستگاه‌های خدمات رسان را انجام داد.
در حال حاضر ۴.۵ کیلومتر این جاده آسفالت شده و در حال بهره برداری است و مابقی عملیات با سرعت قابل قبولی در حال اجرا است که در صورت تامین اعتبار و تخصیص به موقع اعتبارات و همچنین همکاری دستگاه‌های اجرایی، طرح در زمان قانونی خود به پایان خواهد رسید.
مدیرکل راه و شهرسازی کهگیلویه و بویراحمد پیشرفت کاری این طرح و چهارخطه کردن کمربندی یاسوج را ۴۰ درصد عنوان کرد و گفت: در صورتی که معارضات نبود بی شک این عدد به بالای ۶۰ درصد برنامه زمان‌بندی طرح می‌رسید.
محمد راستا افزود: در صورت تخصیص به موقع اعتبارات و همکاری دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های خدمات رسان این طرح تا پایان سال آینده به بهره برداری می‌رسد.
مرحله اول طرح بهسازی و چهارخطه کردن کمربندی مرکز کهگیلویه و بویراحمد به طول ۴.۵ کیلومتر ۱۱ مهرماه امسال با حضور سید صولت مرتضوی معاون وقت اجرایی رئیس جمهور افتتاح و به بهره برداری رسید.