کد خبر: ۱۵۶۹۶

تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۷

آمارهای ضد و نقیض مسئولان آب و فاضلاب؛ پیشرفت لاکپشتی تصفیه خانه اضطراری آب یاسوج

۳۶ ماه از آغاز عملیات اجرایی تصفیه خانه اضطراری آب یاسوج می‌گذرد و با وجود آمارهای ضد و نقیض مسئولان شرکت آب و فاضلاب در زمینه پیشرفت فیزیکی این پروژه، اما هنوز خبری از بهره‌برداری نیست.

احداث و راه اندازی تصفیه خانه اضطراری آب یاسوج مردادماه 95 در سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت به استان کهگیلویه و بویراحمد مصوب و در اردیبهشت ماه 96 با حضور وزیر نیرو کلنگ زنی و عملیات اجرایی آن آغاز شد.

36 ماه از آغاز عملیات اجرایی این پروژه می‌گذرد اما هنوز خبری از افتتاح و بهره برداری نیست در حالی در روز کلنگ زنی سید علی لدنی‌نژاد مدیرعامل وقت شرکت آب و فاضلاب شهری کهگیلویه و بویراحمد وعده تابستان 96 را برای بهره‌مندی مردم از مزایای پروژه عنوان کرد.

جالب اینجاست سید علی لدنی‌نژاد 29 دی ماه 97 میزان پیشرفت فیزیکی پروژه  تصفیه خانه اضطراری آب یاسوج را 90 درصد اعلام می‌کند ولی امروز و بعد از 16 ماه فیض الله پاسره پیشرفت پروژه را 55 درصد اعلام کرده است.

وعده پاسره برای بهره برداری از تصفیه خانه اضطراری آب یاسوج

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد پیشرفت فیزیکی پروژه تصفیه خانه اضطراری آب یاسوج را 55 درصد اعلام کرد و افزود: با توجه به برنامه ریزی‌های انجام شده این پروژه تا 3 ماه دیگر افتتاح و به بهره‌برداری می‌رسد.

فیض الله پاسره با اشاره به اینکه این تصفیه خانه به روش ته‌نشینی، میکرواسترینر و فیلتر تحت فشار عمل می‌کند، گفت: سازه‌های تصفیه، کلروفریک و پیش ته نشینی حدود 90 درصد پیشرفت دارد و عملیات محوطه سازی ابنیه، تاسیسات برقی، مکانیکی  و ابزار دقیق این پروژه نیز در حال انجام است.

وی با بیان اینکه پمپ های بلوئر، کمپرسور و فیلترهای شنی  و میکرواسترینرهای پروژه خریداری شده است، ادامه داد: دستگاه‌های میکرواسترینر از کشور اسپانیا خریداری شده که با رفع محدودیت‌های آمد و شد که در اثر شیوع ویروس کرونا به وجود آمده و برنامه ریزی‌های لازم برای ارسال به ایران انجام گرفته است.

پاسره تصریح کرد: با نصب دستگاه‌های  میکرواسترینر شاهد رشد فیزیکی20 درصدی این پروژه  خواهیم بود و عملیات اجرایی این پروژه تا حدود زیادی به جلو خواهد رفت و با برنامه ریزی‌های صورت گرفته تلاش می‌شود که در تابستان امسال و تا سه ماه دیگر  این تصفیه خانه تکمیل و وارد مدار بهره برداری شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشان کرد: در فاز اول این پروژه 200 لیتر بر ثانیه و در فاز نهایی 300 لیتر بر ثانیه، آب از رودخانه بشار وارد شبکه توزیع آب شهر یاسوج می‌شود.