کد خبر: ۱۰۴۳۱

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۵ - ۰۱:۱۵

تعطیلی بزرگترین پروژه های عمرانی بویراحمد و گچساران؛

خدمتی دیگر در جهت تثبت رتبه اول کهگیلویه و بویراحمد در بیکاری/ زارعی و تاجگردون کجا هستند؟!

معاون برنامه ریزی و مجری طرح سد تنگ سرخ یاسوج از تعطیلی کامل این پروژه که بزرگترین پروژه شهرستان بویراحمد به شمار می آید، خبر داد.

ابوالقاسم محمدزاده گفت: متاسفانه پروژه سدتنگ سرخ یاسوج با وجود حضور وزیر نیرو در این پروژه و دستور ویژه ریاست‌جمهوری، بدلیل تخصیص‌نیافتن اعتبارات مورد نیاز اکنون تعطیل است.

وی پیشرفت فیزیکی پروژه سدتنگ سرخ یاسوج را هشت درصد عنوان و اظهار داشت: تاکنون 120 میلیارد ریال در این پروژه هزینه شده اما اکنون تعطیل است.

معاون برنامه‌ریزی و مجری طرح سدتنگ سرخ یاسوج افزود: حدود 60 کارگر این پروژه حدود 10 ماه است که حقوق نگرفته اند که شرایط نگران کننده ای در این ارتباط وجود دارد.

محمدزاده گفت: 95 میلیارد ریال در سال‌جاری از محل اعتبارات‌عمومی برای سرتنگ سرخ یاسوج مصوب شده اما تاکنون که هفت ماه از سال می گذرد یک ریال هم به آن تخصیص داده نشده است.

وی پیشتر هم از احتمال حذف سهمیه آب شیراز از سدتنگ سرخ یاسوج به ایلنا خبرداده بود.

عملیات اجرایی سدتنگ سرخ یاسوج مرکز کهگیلویه و بویراحمد از سال 90 شروع شده اما اکنون تعطیل و کارگران آن هم طلبکارند.

سد چم شیر گچساران در آستانه تعطیلی

محمدرضا فاضل معاون اجرایی کارفرمای شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران گفت: عملی نشدن تعهدات گروه ملی صنعتی فولاد ایران در ارسال به موقع یک هزار و 392 تن آرماتور به طرح چم شیر گچساران، موجب تعطیلی برخی از بخش‌ها در این پروژه شده است.

وی با تشریح وضعیت عمرانی سدچم شیر گچساران، اظهار داشت: ادامه این روند منجر به بیکاری پرسنل و ادعای خسارت پیمانکاران خواهد شد.

معاون اجرایی کارفرمای شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران افزود: متاسفانه باوجود پرداخت وجه یک هزار و 392 تن آرماتور در روز هشتم خردادماه امسال و تعهدی که گروه ملی فولاد ایران نسبت به ارسال تمام محموله حداکثر ظرف مدت 20 روز از تاریخ شانزدهم خردادماه امسال داشته است اما شرکت مزبور نتوانسته به تعهدات خود عمل کند.

به نوشته ایلنا، فاضل گفت: اکنون و پس از گذشت چهارماه از موعدمقرر، بیش از یک هزارتن آرماتور هنوز به کارگاه ارسال نشده که نتیجه آن تعطیلی بخش های مختلف پروژه، عقب افتادن زمان آبگیری و بیکاری بخشی از پرسنل و ایجاد فضای ادعای خسارت برای پیمانکاران را بهمراه دارد.
نیروگاه و سد چم شیر در ۲۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر دوگنبدان در استان کهگیلویه و بویراحمد و بر روی رودخانه زهره ساخته می‌شود.

امیداریم زارعی و تاجگردون، دو تن از نمایندگان مردم استان در مجلس از تعطیلی و بیکارتر شدن جوانان این مرز و بوم جلگوگیری و راه جذب اعتبارات را برای این دو پروژه بزرگ هموار کنند.